CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ DƯƠNG MINH CHÂU

https://duongminhchau.tayninh.gov.vn

XÃ CHÀ LÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG

Sáng ngày 23/11/2023, Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã Chà Là tổ chức giám sát các công trình đang triển khai thi công trên địa bàn xã gồm: công trình nâng cấp đường 2 bên bờ kênh TN1 đoạn từ giáp đường 784 đến cống kênh giáp ranh xã Trường Hoà - Hoà Thành, theo thiết kế thì công trình đường láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm tiêu chuẩn 4,5kg/m2 có chiều rộng 5,5m, khởi công 13/10/2023 và hoàn thành 13/02/2024, hiện công trình đang thi công phần nền hạ; cùng ngày Ban giám sát tiến hành giám sát công trình nâng cấp đường nhánh rẽ khu tái định cư vào 3 trường học ấp Bình Linh, theo thiết kế đường láng nhựa 3 lớp tiêu chuẩn 4,5kg/m2 có chiều rộng 5m, công trình đường 12-12 thuộc tổ 18 ấp Bình Linh và công trình đường tổ 15 ấp Láng, theo thiết kế đường phối đá dăm dày 15cm có chiều rộng 4m, các công trình khởi công vào ngày 14/9/2023 và hoàn thành vào ngày 14/12/2023, qua giám sát đơn vị thi công đang thi công phần nền hạ, riêng công trình đường tổ 15 ấp Láng chưa triển khai thực hiện. Kiến nghị Ban quản lý dự án và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm hoàn thành công trình đúng thời gian theo thiết kế đưa vào sử dụng đảm bảo việc đi lại của người dân.

Tác giả: Chà Là

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây